# Pangolin 实施计划(Plan)

> 配套设计文档:[`../docs/技术方案.md`](../docs/技术方案.md)
> 更新日期:2026-05-30 · 总原则:**先验证付费意愿,再投客户端自研**

## 阶段总览

| 阶段 | 目标 | 周期 | 文档 |
|------|------|------|------|
| **0** | 单节点 REALITY 跑通,验证线路质量 | 1–2 周 | [phase-0-线路验证.md](phase-0-线路验证.md) |
| **1** | 面板 + 订阅 + 限速 + 卡密收款,验证付费意愿 | 2–4 周 | [phase-1-后端面板与商业闭环.md](phase-1-后端面板与商业闭环.md) |
| **2** | 改品牌客户端 + 登录/信号灯/免费额度 | 2–4 周 | [phase-2-客户端MVP.md](phase-2-客户端MVP.md) |
| **3** | Flutter 自研 UI + 自研后端 + 广告 + 宣传站 | 持续 | [phase-3-自研与规模化.md](phase-3-自研与规模化.md) |

## 贯穿全程的横切事项

| 主题 | 文档 |
|------|------|
| 运营者安全 / 合规隔离(最高优先级) | [security-运营安全.md](security-运营安全.md) |
| 宣传页与获客 | [marketing-宣传与获客.md](marketing-宣传与获客.md) |

## 阶段门禁(Gate)

- **0 → 1**:线路稳定 ≥ 3 天,晚高峰 YouTube 1080p 流畅,REALITY 未被探测封锁。
- **1 → 2**:有 ≥ N 个真实付费用户(自定阈值),订阅/限速/收款闭环可用。
- **2 → 3**:改品牌客户端日活留存达标,客诉集中在体验而非"连不上"。
